# RETROSPECTIVE.md

## 프로젝트: 00-프로젝트생성기 v2.1 업그레이드

### 기간

- 시작: 2026-07-05
- 완료: 2026-07-05

### 목표

v2.0 Release 후 협업 안전장치를 추가하여
AI와 사용자 간의 안전한 협업 프로세스를 구축한다.

### 주요 문제점

v2.0에서 발견된 문제:
1. 공식 문서를 수정하기 전에 다음 작업으로 넘어가는 문제
2. 결정이 필요한 시점에 새 아이디어가 끼어드는 문제
3. working/ 개념 없이 공식 문서와 임시 작업이 혼재

### 해결 방법

1. Working Workspace: 모든 수정 작업은 working/에서 먼저 수행
2. Decision Gate: 결정이 필요한 시점에는 새 작업 시작 금지
3. Apply Gate: 사용자 확정 전까지 공식 반영 금지
4. Snapshot: 중요한 중간 결과는 working/snapshots/에 보존

### 결과

- 전체 생성 흐름 테스트 PASS
- 99-test-v21 프로젝트로 검증 완료
- RULES.md에 협업 안전장치 섹션 추가 완료

### 배운 점

1. 협업 규칙은 프로세스 규칙과 함께 문서화해야 한다
2. Working Workspace는 생성기부터 적용해야 새 프로젝트에 반영된다
3. Decision Gate와 Apply Gate는 서로 다른 역할을 한다
   - Decision Gate: 새 작업 시작 제어
   - Apply Gate: 공식 반영 제어

### 개선 영역 (v2.2 후보)

1. 자동 Snapshot
2. 충돌 해결 자동화
3. working/ 정리 스크립트
4. Baseline 자동 생성
5. 고급 Rollback 자동화
